Subject: [Depfis] cronograma obras

From: silvia ledesma <[email-masked]>
Date: Thu, 21 Jun 2012 11:08:13 -0300

Estimados,

el nuevo cronograma de obras de las ventanas del segundo piso es el que sigue:

- 21/06 Inicio en oficinas 14 "Compu", Sala de Cluster y oficina 1 -
Finalización el 29/06. A estas oficinas las recorrimos el viernes y les
adelantamos la fecha de inicio.
- 28/06 Inicio en oficinas Oficinas 2, 2135b, 2135a y  2136 - Finalización
el 05/07.
Tienen programado para esta semana iniciar a montar andamios en la
fachada  principal que da al Río iniciando por la oficina de la
esquina que da a los carritos.
Esto solo va a generar que en algún momento la Empresa tenga que pasar por
la ventana de una de las oficinas, pero no se va a afectar su uso.

Gracias,

Silvia
-- 
Dra. Silvia Ledesma
Laboratorio de Procesado de Imágenes
Departamento de Física
FCEyN, UBA
Tel 54 11 45763300 Int 269